Digitization Lifecycle Milestones

MPDL,Digitization Lifecycle

Milestones 2012 bis Januar 2013

 * 20. August Release GUI Version 1 (incl. Editing)
 * August / September Testen --Andrea 18:17, 8 August 2012 (CEST) Hinweis: das Testen bezieht sich hier nicht auf die Funktionalitäten da diese erst im Oktober getestet werden können. Somit handelt es sich rein um eine Beurteilung des GUI von DLC.
 * 30. September Release DLC Prototype (Ende Phase technische Entwicklung)
 * Oktober Testen --Andrea 18:17, 8 August 2012 (CEST) Hier findet das Testen der Funktionalitäten statt!
 * November Bugfixing und Release GUI Version 2 (final) (Ende Phase GUI Entwicklung)
 * Dezember Fertigstellung DLC Anwendung
 * Januar 2013 Migration/Ingest