Digitization Lifecycle Telco 2011-07-19

Digitization Lifecycle,MPDL

Allgemeine Infos

 * Termin: Dienstag, 19.07.2011
 * Uhrzeit: 10:00-11:30 Uhr

Einwahldaten:
 * Zugangstelefonnummer: 069 27113800
 * Für alle Teilnehmer gilt der Code: 54175#
 * 0 Operatorhilfe: Bei Problemen bzw. Fragen zum Handling der Telefonkonferenz können alle Teilnehmer mit dieser Tastenfolge Operatorhilfe anfordern.

Teilnehmer: Bitte melden Sie sich an, indem Sie Ihren Namen hier eintragen.
 * Andrea Kulas (MPDL)
 * Lisa Pegelow (MPIB)
 * Klaus Werner (BHRom)
 * Ingo Caesar (MPIeR)
 * Anna Klug (KHI)
 * Markus Haarländer (MPDL)

Agenda:
 * Bericht Entwickler MPDL
 * Bericht der Projektmitarbeiter (Tätigkeiten allg. + Arbeitsgruppenaktivitäten, Schwierigkeiten, aktueller Stand etc.)
 * Bericht Projektkoordination
 * Termin nächste Telkos (Projektmitarbeiter + Editing)
 * Export

Ergebnisprotokoll
MPDL-Markus Haarländer
 * Anfang der Erstellung des Prototyps mit Basisfunktionalitäten und Basisinfrastruktur
 * lokaler Ingest/Uploadfunktionalitäten
 * Werk auf einer Weboberfläche ansehen
 * Konfiguration von eSciDoc zu Anpassung an die DLC Erfordernisse
 * Oberflächentemplate Erstellung
 * Neue beta-Version von Digilib, für Anzeige der Digitalisate
 * Erstellung der technischen Transformation MAB -> MAB-XML und MAB-XML -> MODS unter Rückgriff auf die Tabelle der bibl. Metadaten

Stand der Dinge Projektmitarbeitende

Lisa Pegelow
 * Erstellung eine Tagginganleitung für Dienstleister, wie Texte ausgezeichnet werden sollen (incl. visuelle Beispiele)
 * Aufarbeitung der Vorschläge für den Digitalisierungsleitfaden
 * Besuch der Textgrid-Auftaktveranstaltung und contentus (Theseus)

Ingo Caesar
 * Veröffentlichung der Ergebnisse der AG bibl. Metadaten (d.i. die Tabelle der bibl. Metadaten)
 * Spezifikationen aus Italien werden im Oktober mit einfließen (Erfahrungen mit der Aleph-Umstellung müssen erst gesammelt werden und Bibliotheksleiter aus Urlaub zurückkkehren)
 * Ansonsten bisher keine Rückmeldung (auch nicht auf das Herumschicken des Zwischenberichts) -> aktuelle Arbeit der Entwickler muss auf eine Beta-Version aufbauen.
 * Vorbereitung Workshop 2012 (22.-24.02.2012)
 * Definition von Detailfeldern für Strukturtypen zur Erfassung im Webeditor (Ablage wird von der MPDL geklärt). Wichtig ist hierbei der Praxisbezug und der absolute Nutzen (d.h. nur wenige Details, die dann wirklich genutzt werden). Die Colab-Seite stellt dann eine Entscheidungsgrundlage für die Projektleitenden dar.

Klaus Werner
 * Zusammenfassung des GUI Workshop: Workshop stieß auf positives Feedback. Der GUI-Prototyp wird dann eine Entscheidungsgrundlage für die Projektleitenden sein. Vor der Prototyp-Erstellung gehen alle Projektmitarbeitenden noch einmal die aktuelle Protokolle von Ruppert Kiefl durch und ergänzen bzw. korrigieren wo nötig.
 * Korrektur der BHR Dokumente vom Hertziana "pre-" in echtes TEI (DLC-Schema gemäß). Dazu Umwandlung in PDF mittels XslFo zur Prüfung ob die Struktur stimmt (Navigierbares PDF mit Baumverzeichnisses ist einfacher zu prüfen.). 5-10 Beispieldateien werden von Klaus Werner diese Woche an die Entwickler geschickt.
 * Erneute Frage, ob das TEI-Minimalset (ergänzt nun mit Element), das im Web-Editor bearbeitet werden soll, von allen auf Zustimmung stößt. TEI-Minimalset stellt eine Untermenge des DLC Schemas dar.
 * Paginierung im Online-Editor sollte parallel im METS (hier sowieso) *und* im TEI-Minimalset erfolgen -> nähere Klärung durch die MPDL nötig.

Anna Klug
 * Erfassung mittels Herziana-Set (im jedit). Anfrage ob für das offline-Editieren mittels DLC-Schema XML-Mind oder Oxygen von Nöten ist.

Andrea Kulas
 * klärt mit der MPDL die PID Vergabe für die Generierung einer seitengenauen Referenzierung
 * klärt, wo die sog. "Strukturdetails" abgelegt werden können (aktuelle MPDL Lösung siehe mail vom 07.07.2011)
 * Wird bald eine Rückmeldung zum Ingestpapier abliefern
 * Anfrage, wie es um die Rückmeldung zur Prioritätenliste steht (siehe mail vom 07.07.2011)

Export
 * DIe Seite Export wird zum 19-08-2011 in der Zustand einer Entscheidungsvorlage überführt und Ende August (d.h. in ca. 1 Monat) zur Abstimmung an die Projektleitenden geschickt. Projektmitarbeiter können bis dahin noch Anmerkungen auf der Colab-Seite eintragen.

Nächste Telco
 * Projektmitarbeiter: 02.08.2011 (aktuell kein eigener neuer Termin für Editing AG)